Transmicion

//** Bitácora de Transmisión **//

Alumnos:
 * - Esteve Lolo Lautaro
 * - Jara Matias Nicolas

Introducción del Proyecto

En esta parte del proyecto el objetivo es lograr la comunicación de los sensores con la computadora. Lo que tenemos que lograr es conseguir un modo de conectarlos vía aérea, esto quiere decir que desde la central donde están los censores se comuniquen sin utilizar cables. Para ellos se debe lograr:
 * - Buscar un método confiable para realizar la transmisión.
 * - Ver la forma de funcionamiento de la misa y fabricar o conseguirla para comenzar las pruebas.
 * - Implementarla con los datos de los censores y ver si llegan correctamente.


 * // Bitácora del Proyecto //**

Se nos mostró un video donde explicaron el proyecto y para que lo estamos haciendo. Luego, Diego nos mostró unos módulos que consiguió en Aluar que podríamos usarlos para realizar la transmisión. Investigamos y conseguimos un manual del usuario en inglés y se nos pidió traducirlo.
 * __ Primera semana: __**

Estuvimos traduciendo el manual a español para poder ver que era lo que necesitábamos para poder configurar el transceiver. En él vimos que necesitábamos un aparato para configurarlo pero que se podía configurar a través de la PC. Y para ello necesitábamos un cable RJ-11 con salida DB-9 para conectarlo a la PC.
 * __ Segunda semana: __**

Conseguimos el cable y un adaptador a DB-9 para poder conectarlos, pero tuvimos que modificar internamente el transceiver porque el cable RJ-11 que teníamos no tenia los cables necesarios. Así que hicimos un puente entre el conector 2 al 6 para poder utilizar el cable de ese conector como el del 6. Después conectamos con un adaptador de DB-9/USB el transceiver a la netbook de la escuela, pero no tuvimos éxito por que el mismo trabajo por corrientes y tensiones y no por números lógicos. Así que conseguimos una computadora que tuviera ese conector.
 * __ Tercera semana: __**

Estuvimos tratando de comunicar el transceiver con la computadora, pero la computadora no reconoció el modelo del mismo. Nos dimos cuenta que el radio es demasiado viejo para el software que teníamos. Así que estuvimos buscando una versión mas vieja para ver si funcionaba, pero no tuvimos éxito.
 * __ Cuarta semana: __**

Ahora la posibilidad de utilizar el transceiver quedo descartada, vamos a tener que empezar a probar con el trabajo que realizo Verdie el año pasado.
 * __ Quinta semana: __**

No logramos avances por el tema de la semana del estudiante y el duelo.
 * __ Sexta semana: __**

Presentamos el oral de los avances realizados hasta el momento. Susana nos entregó unas hojas de datos de los módulos que utilizaremos para transmitir.
 * __ Séptima semana: __**

Comenzamos a pasar los informes de años anteriores y las hojas de datos de los transmisores. También Comenzamos a investigar acerca del código Manchester y como tendremos que emplearlo.
 * __ Octava semana: __**

__** Novena semana: **__ Conseguimos hacer el diagrama de flujo del programa de recepción que hizo Verdie el año pasado para poder comprenderlo mejor.

__** Décima semana: **__ Conseguimos hacer el diagrama de flujo de la transmisión que hizo Verdie el año pasado. Ahora tenemos que terminar de adaptar el programa al proyecto Bryn Gwyn.

**__Onceaba__** __ **semana:** __ Adaptamos el programa de transmisión y de recepción de Verdie para que cumpla con lo que necesitamos, borrando las partes que utilizó para la comunicación con el sensor de temperatura y la codificación de lo que éste le transmitía, y agregando nuevos registros para la temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, también modificando para que transmita esos cuatro paquetes de datos en vez de uno solo. En la parte de recepción agregamos también un registro con un equivalente a una coma en ASCII para separar los datos y que no se complique en el programa de la PC la decodificación. A continuación están los programas de transmisión y recepción:

Probamos de nuevo la transmisión y la recepción y vimos que podemos transmitir correctamente, ademas estuvimos viendo de probar la transmisión y la recepción sin utilizar los módulos, transmitiendo atravesó de un cable y encendiendo LEDs para corroborar los datos enviados.
 * __ Doceaba semana: __**

__** Terceaba semana/Ante ultima semana: **__ Probamos la transmisión y recepción nuevamente y la comunicación con la PC, se estableció conexión correctamente pero utilizando un cable en vez de utilizar los módulos. //imagen 1 imagen 2// //imagen 3-// // En la imagen uno vemos lo que estamos transmitiendo del PIC. // // En la imagen dos vemos lo que enviamos hacia la PC. // // En la imagen tres vemos lo que nos muestra la PC // Estuvimos trabajando en conjunto con Aldana para conectarnos con la PC y poder ver lo que transmitimos. Cuando probamos con los módulos vimos que transmitíamos algo en el analizador de espectros pero solamente recibimos ruido, no pudimos recibir la información que necesitábamos.

Terminamos con el programa de transmisión prácticamente, Susana nos pidió que arreglemos un poco el ancho de pulso de la transmisión para poder aumentar la distancia. Ya acomodamos todo para la exposición en el Intec. No pudimos lograr ganar mayor distancia con los módulos pero la trasmisión se pudo concretar correctamente y vimos los datos enviados en el programa de Gaston.
 * __ Catorceaba y ultima semana: __**

 __Acá__  [| dejo todo lo que tengo de los programas, de las pruebas, de los informes anteriores, etc...]